Cổng thông tin Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Trị

https://ipa.quangtri.gov.vn

Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị: Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án hạ tầng

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, ông Nguyễn Đức Chính vừa kiểm tra tiến độ thi công các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tại Khu kinh tế Đông Nam. Một trong những chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Chính là các đơn vị, địa phương liên quan thực hiện ngay các giải pháp đẩy nhanh tiến độ để phấn đấu thông xe kỹ thuật toàn tuyến trước ngày 30/6 này.
Phối cảnh Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị

Phối cảnh Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị

Dự án đường trục dọc trung tâm Khu kinh tế Đông Nam được triển khai xây dựng vào tháng 8/2018 và dự kiến hoàn thành vào cuối quý II/2019 với tổng chiều dài trên 23,5km. Công trình được thiết kế nền đường rộng 50m, mặt đường rộng 34m bằng bê tông nhựa, vận tốc thiết kế 80 km/h, tổng mức đầu tư khoảng 700 tỷ đồng. Đến thời điểm này, công trình đã thi công được khoảng 55% khối lượng công việc.

Dự án xây dựng Khu tái định cư xã Hải Khê do UBND huyện Hải Lăng làm chủ đầu tư với tổng kinh phí trên 252 tỉ đồng. Mục tiêu của dự án là phục vụ công tác giải phóng mặt bằng xây dựng nhà máy nhiệt điện, bố trí tái định cư cho hàng trăm hộ dân. Đến nay, việc thi công các hạng mục của dự án cơ bản bảo đảm tiến độ đề ra…

Tại chuyến kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, ông Nguyễn Đức Chính cho rằng: Tiến độ thi công dự án đường trục dọc trung tâm Khu kinh tế  Đông Nam còn chậm và yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan thực hiện ngay các giải pháp đẩy nhanh tiến độ để phấn đấu thông xe kỹ thuật toàn tuyến trước ngày 30/6/2019. Quá trình thực hiện cần khẩn trương giải quyết dứt điểm một số trường hợp còn vướng mắc, thiếu hợp tác trong giải phóng mặt bằng, nếu cần thiết thì tổ chức bảo vệ thi công.

Đối với dự án xây dựng Khu tái định cư xã Hải Khê, ông Chính yêu cầu, phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện, ưu tiên triển khai trước các hạng mục cấp thiết như san nền, cấp điện, cấp nước để sẵn sàng bố trí tái định cư phục vụ các dự án động lực ở Khu kinh tế Đông Nam. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính yêu cầu, các ngành chức năng, các địa phương liên quan phải đề cao tinh thần trách nhiệm, giải quyết nhanh những vấn đề vướng mắc, phát sinh để các dự án đảm bảo tiến độ đề ra.

Nguồn tin: baodautu.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây